HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

http://hdnd.dongnai.gov.vn

Kết quả thực hiện các dự án đầu công giai đoạn 2021-2025

 
Chiều ngày 23-10-2025, tại trụ sở khối Nhà nước tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Trần Văn Mi-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự tiếp đoàn có ông Hồ Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

GS HDND 23102025 1
Ông Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2021-2025, tính đến tháng 7-2025 toàn tỉnh có 19 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 52 dự án chuyển tiếp đang triển khai, 16 dự án khởi công mới và 8 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, hoàn thành 55 dự án, trong đó 36 dự án hoàn thành đúng tiến độ, 19 dự án hoàn thành chậm tiến độ. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt hơn 3.365 tỷ đồng giai đoạn 2021-2024, riêng năm 2025 đã đấu giá thành công 3 khu đất lớn với tổng giá trị hơn 6.743 tỷ đồng, góp phần quan trọng bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.
 
GS HDND23102025 H4Ông Nguyễn Hữu Nguyên -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh) trao đổi thảo luận tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng báo cáo tiến độ thực hiện 06 đề án khai thác quỹ đất đã được HĐND tỉnh Đồng Nai trước sắp xếp thông qua, cùng với dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo đánh giá của Đoàn giám sát, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, nhất là các dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn thu từ đấu giá đất không ổn định, năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế và công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương chưa đồng bộ. Đặc biệt, tỷ lệ vốn đầu tư công chuyển tiếp sang giai đoạn 2026–2030 của Đồng Nai hiện chiếm 39,12%, việc này gây lực lớn về vốn và tiến độ giải ngân trong giai đoạn tiếp theo.

KD HDND 23102025 H3
 
Hạng mục công trình của Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao phố, thành phố Biên Hòa -nay là phường Trấn Biên) dự kiến hoàn thành trong năm 2025
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Mi ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các dự án đầu tư công thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cùng các sở, ngành, chủ đầu tư phối hợp, rà soát tiến độ thực hiện dự án để đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra và có giải pháp xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại rõ dự án hoàn thành, chậm tiến độ, dừng hoặc chuyển tiếp; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả; Chủ động giải pháp điều hành linh hoạt nhằm bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch; tăng cường kiểm tra giám sát, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng các dự án triển khai chậm tiến độ. Rà soát năng lực nhà đầu tư đối với dự án PPP Nhà máy xử lý rác Vĩnh Tân, xác định rõ lộ trình triển khai và có phương án nếu không đáp ứng tiến độ.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị nâng cao chất lượng công tác dự báo tài chính - đất đai, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tạo nguồn vốn để đảm bảo các dự án trọng điểm hoàn thành đúng kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đoàn giám sát sẽ tổng hợp kết quả làm việc, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây