HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

https://hdnd.dongnai.gov.vn

Ban Kinhtế - NgânsáchHĐND tỉnhhọp Ban thông qua kết quả giám sát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018

Sáng ngày 31/8/2018, tại phòng họp B trụ sở HĐND tỉnh, ông phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinhtế - Ngân sách đã chủ trì họp Ban thông qua kết quả giám sát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018.
     Dự họp có các Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Bù Đốp, thị xã Phước Long.
     Qua báo cáo kết quả giám sát cho thấy việc thực hiện thanh quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành trong thời gian qua được các cấp, ngành chức năng, đơn vị, chủ đầu tư chú trọng thực hiện và có những chuyển biến tích cực,qua đó đưa nhiều dự án, công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2016 – 2018 (từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2018) trên địa bàn tỉnh đã quyết toán 1.395 công trình với tổng mức đầu tư 8.067 tỷ 223 triệu đồng, tổng  giá trị quyết toán 5.138 tỷ 599 triệu đồng, giá trị giảm trừ quyết toán so với giá trị đề nghị quyết toán 24 tỷ 561 triệu đồng. (Trong đó:cấp tỉnh đãquyết toán 490 công trình, hạng mục công trình với tổng  giá trị quyết toán là 3.300 tỷ 125 triệu đồng; cấp huyện đã quyết toán 905 công trình với tổng giá trị quyết toán là 1.838 tỷ 474 triệu đồng). Có 103dựán, công trình hoàn thành đang  được thẩm tra phê duyệt quyết với tổng mức đầu tư 1.595 tỷ 042 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán 767 tỷ 514 triệu đồng.
 
Đoàn giámm sát làm việc với UBND huyện Bù Đăng
     Bên cạnh đó, công tác thanh quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, như: số công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán còn nhiều (134  dự án, công trình với tổng mức đầu tư là 2.754 tỷ 327 triệu đồng); khá nhiều  dự án, công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chậm được phê duyệt quyết toán (UBND huyện Bù Đăng 14 công trình UBND huyện Phú Riềng 11 công trình); công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý chấp hành thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành còn hạn chế;  chưa xây dựng kế hoạch và đề ra những giải pháp thực hiện đối với những dự án còn tồn đọng; còn một số công trình tồn đọng của nhiều năm trước nhưng đến nay chưa được quyết toán hoàn thành; tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản của các dự án hoàn thành vẫn còn (43 tỷ 967 triệu đồng).
     Nguyên nhân của chậm nộp hồ sơ quyết toán của các dự án đã hoàn thành do: một số công trình, dự án kéo dài nên ảnh hưởng đến việc lưu giữ hồ sơ, theo dõi và đôn đốc công tác quyết toán; công tác cán bộ tại các Ban QLDA thường xuyên có sự thay đổi cùng với việc quản lý lưu trữ hồ sơ không khoa học, dẫn đến công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ không đầy đủ, thất lạc hồ sơ quyết toán; một số công trình đã được cấpvốn tương ứng khối lượng mà nhà thầu thực hiện nên nhà thầu không thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán và hoàn thiện chứng từ; việc xử phạt của cấp có thẩm quyền đối với những đơn vị vi phạm công tác quyết toán chưa được thực hiện; việc phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại quyết toán dự án hoàn thành chưa được thực hiện một cách triệt để. Chưa kịp thời thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung dự toán đối với khối lượng phát sinh, thay đổi so với thiết kế dự toán được duyệt để trình cấp thẩm quyền phê duyệt dẫn đến kéo dài thời gian hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.
     Qua kết quả giám sát, Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh và các đơn vị chịu sự giám sát góp phần giúp công tác thanh quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây