HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

https://hdnd.dongnai.gov.vn

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát dự án đường Đồng Phú – Bình Dương và dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài.

Thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019, sáng ngày 17/4/2019, ông Trần Ngọc Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế việc đầu tư xây dựng dự án đường Đồng Phú – Bình Dương và dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài (từ ranh tỉnh Bình Dương đến Trường Trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su)
     Tham dự buổi làm việc có Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đồng Phú, Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương, Qũy Đầu tư phát triển tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
     Dự án đường Đồng Phú – Bình Dương (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh Doanh – Chuyển giao), giai đoạn I của dự án được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 (điều chỉnh), do Công ty CP BOT Đồng Phú – Bình Dương làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 1.467,381 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 41,3Km (đi qua các xã Đồng Tâm, Tân phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Lập, huyện Đồng Phú), điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 14 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; điểm cuối của dự án nối với đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 04 năm (quý II/2016 đến quý II/2020). Đến nay nhà đầu tư đang tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế, hiện đã tổ chức thi công được khoảng 8,3 km nền đường, đoạn qua xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Khi dự án hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện kết nối hạ tầng không gian phát triển kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước - Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Thường trực HĐND tinh khảo sát thực tế đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư -  Đồng Xoài
     Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài (từ ranh tỉnh Bình Dương đến Trường Trung học kỹ thuật nghiệp vụ Cao su) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 27/12/2017. Tổng mức đầu tư 702 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến là 18,663km. Thời gian thực hiện năm 2017-2019.  Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa giữa khu vực Tây nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía nam tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, dự án cơ bản được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, trong đó đã thực hiện được 16,163 km/18,663 km hệ thống thoát nước dọc và còn hơn 06 km phần mặt đường mở rộng 02 bên thêm 7m. Theo dự kiến đến hết tháng 4/2019 sẽ hoàn thành hệ thống thoát nước và cơ bản hoàn thiện phần mặt đường, đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành dự án.
     Qua khảo sát, lãnh đạo HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư các dự án và nhà thầu trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình cũng như những khó khăn các dự án đang gặp phải là kêu gọi các cổ đông và đơn vị cung cấp tín dụng vào dự án, công tác giải phóng mặt bằng chậm; việc hoàn thiện một số thủ tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông và cấp phép thi công nút giao đầu tuyến với quốc lộ 14 (của dự án đường Đồng Phú – Bình Dương). Sau khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức làm việc với UBND tỉnh về tiến độ cũng như những vấn đề còn tồn tại của các dự án.

 

Tác giả bài viết: Phương Lâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây