HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

https://hdnd.dongnai.gov.vn

Nhiều danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài gặp khó khăn trong việc thực hiện

Sáng ngày 12-4-2022, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã làm Trưởng Đoàn giám sát về tình hình thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
ktns dx
Đoàn khảo sát tại dự án dự án khu trụ sở cơ quan và dân cư phía Bắc phường Tân Phú
 
Theo chương trình, trong buổi sáng Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế đối với 05 dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố, gồm: dự án xây dựng đường quy hoạch số 35 (kết nối Đồng Phú – khu công nghiệp Đồng Xoài I với hồ Suối Cam); dự án tuyến đường số 30; dự án khu đô thị mới và công viên Đồng Xoài; xây dựng kè và nạo vét Hồ Suối Cam; dự án khu trụ sở cơ quan và dân cư phía Bắc phường Tân Phú. Qua khảo sát, các thành viên Đoàn giám sát đã nắm thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện của các dự án, nghe UBND thành phố báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của từng dự án và nội dung đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
ktns dx1
Ông Vũ Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại buổi làm việc
 
Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn, ông Vũ Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất hằng năm đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai và các văn bản có liên quan của các cấp có thẩm quyền. Giai đoạn 2018 – 2021, trên địa bàn thành phố có 276 dự án cần thu hồi đất (bao gồm các dự án chuyển tiếp qua các năm); đã thực hiện hoàn thành  thành 24 dự án; đang thực hiện 61 dự án; 01 dự án đã quá 3 năm chưa thực hiện và 54 dự án qua rà soát đề nghị đưa ra khỏi danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 (theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh), bên cạnh đó còn nhiều dự án thu hồi đất qua các năm được rà soát và đưa ra khỏi danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ thực hiện các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố qua các năm còn thấp, nhiều dự án, công trình còn vướng mắc chưa thực hiện do trình tự, thủ tục thu hồi đất để thực hiện dự án phức tạp và kéo dài; rất nhiều dự án trên địa bàn thực hiện theo phương thức vận động nhân dân hiến đất làm đường gặp khó khăn làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng; một số dự án do các sở, ngành, chủ đầu tư đăng ký tuy nhiên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện; nhiều dự án chưa được bố trí vốn kịp thời; khó định giá bồi thường; quỹ đất tái định cư của thành phố còn hạn chế,…

Cùng phân tích và trao đổi với UBND thành phố về các nguyên nhân chậm thực hiện các dự án, các thành viên Đoàn giám sát đã lắng nghe và ghi nhận một số vướng mắc của UBND thành phố trong thực hiện một số dự án cần thu hồi đất trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị đến cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ những khó khăn; đồng thời yêu cầu UBND thành phố cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn để bổ sung, tổng hợp số liệu báo cáo chính xác việc thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất theo các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua các năm.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn chỉnh số liệu, nội dung báo cáo và gửi về Đoàn giám sát để tổng hợp, xây dựng báo cáo giám sát. Quan tâm thực hiện đúng các trình tự, thủ tục trong xây dựng danh mục các dự án cần thu hồi đất hằng năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của dự án cần thu hồi đất, nắm thực địa, thực tế các dự án trước khi trình đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất hàng năm.

Nguồn tin: Hồng Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây