HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

https://hdnd.dongnai.gov.vn

Khảo sát Dự án đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ) và dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành.

Khảo sát Dự án đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ) và dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành.


Tiếp theo Chương trình công tác, ngày 14 – 10 - 2025, ông Trần Văn Mi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành khảo sát Dự án đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ) và dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành.

Dự án đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ) được phê duyệt theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại một số quyết định có liên quan. Chiều dài toàn tuyến là 53,2km, tổng mức đầu tư 1.450.000 triệu đồng. Tuyến đường đi qua thị xã Chơn Thành, huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là phường Minh Hưng; xã Tân Khai; xã Minh Đức; xã Lộc Thành, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai). Diện tích sử dụng đất khoảng 340,5ha. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025. Đến nay, khối lượng thực hiện thi công cho toàn bộ dự án ước đạt 85,5% giá trị Hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng ước đạt 80% mặt bằng toàn tuyến. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng của dự án tăng vượt chi phí bồi thường GPMB trong tổng mức đầu tư và làm vượt tổng mức đầu tư.
 

Điểm cuối Dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành Hoa Lư tỉnh Bình Phước
Điểm cuối Dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.
Đoạn cuối Dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành Hoa Lư tỉnh Bình Phước
Đoạn cuối Dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ), thuộc xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai
Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo với Đoàn về dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành Hoa Lư tỉnh Bình Phước

Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo với Đoàn về dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước (cũ)


Dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành được Thủ tướng Chính phủ quyết định phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02/3/2024, được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/8/2022, được HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 với tổng mức đầu tư 1.450.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2022-2025. Địa điểm thực hiện dự án phường Đồng Xoài, xã Nha Bích và phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Diện tích sử dụng đất khoảng 111 ha. Hiện nay, Dự án đang thực hiện xin chủ trương điều chỉnh giảm quy mô mặt cắt nhằm phù hợp với nhu cầu lưu thông, mạng lưới giao thông đang được đầu tư tại khu vực tuyến cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tuyến và đang triển khai lựa chọn các nhà thầu gói thầu Xây dựng cầu Nha Bích và các gói thầu xây dựng phần tuyến. Quá trình thực hiện có một số những khó khăn, vướng mắc như: Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) theo dự kiến ban đầu sẽ được đầu tư sau năm 2030, tuy nhiên Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư có hướng tuyến song song với trục QL14 cách đoạn tuyến QL14 đang được đầu tư từ 1,5km đến 3,5km, dự án cao tốc hiện đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2027, khi đó tuyến đường QL14 sẽ đảm nhận vai trò trục giao thông chính, kết nối nội vùng, do đó việc đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 theo quy mô ban đầu cần phải được xem xét, đánh giá lại cho phù hợp với lưu lượng, định hướng phát triển và nhu cầu lưu thông thực tế, tránh lãng phí trong đầu tư.

Đoàn khảo sát tại đầu tuyến Dự án nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn Đồng Xoài Chơn Thành tại cuối đường đôi đoạn nội ô, thuộc phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai

Đoàn khảo sát tại đầu tuyến Dự án nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn Đồng Xoài Chơn Thành tại cuối đường đôi đoạn nội ô, thuộc phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc, Đoàn đã khảo sát thực địa các dự án, nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp những thông tin cần thiết và báo cáo thêm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.
Đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai đầu tư các dự án, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng mạnh về nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu thông đảm bảo an toàn giao thông, thuận lợi trong giao lưu văn hóa, xã hội, góp phần giữ vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng trong khu vực. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, đồng thời sẽ nghiên cứu, xem xét và kiến nghị theo thẩm quyền.

Tác giả bài viết: Phương Lâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây